Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

https://www.tayninh.gov.vn

Thông tin lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 2

Ngày 17/01/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định 118/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 2, cụ thể như sau:

Tên dự án

Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 2

Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

Kinh phí dự án

126.116.379.000 đồng

Hình thức, thời gian thực hiện

 

TT

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian tổ chức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

 

Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

-

15 ngày

Quí I/2025

Trọn gói

20 ngày

Không áp dụng

-

2

Khảo sát địa hình, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Khảo sát địa hình, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)

01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

95 ngày

Quí I/2025

Trọn gói

70 ngày

Không áp dụng

-

3

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Chỉ định thầu rút gọn

-

15 ngày

Quí I/2025

Trọn gói

40 ngày

Không áp dụng

-

4

Giám sát khảo sát địa hình bước lập thiết kế bản vẽ thi công.

Giám sát công tác khảo sát địa hình bước lập thiết kế bản vẽ thi công

Chỉ định thầu rút gọn

-

15 ngày

Quí I/2025

Trọn gói

70 ngày

Không áp dụng

-

5

Thẩm định giá thiết bị

Thẩm định giá thiết bị của công trình

Chỉ định thầu rút gọn

-

15 ngày

Quí I/2025

Trọn gói

30 ngày

Không áp dụng

-

6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

Giám sát lắp đặt thiết bị

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

-

15 ngày

Quí III/2025

Trọn gói

540 ngày

Không áp dụng

-

7

Kiểm toán độc lập

Kiểm toán

Chỉ định thầu rút gọn

-

15 ngày

Quí II/2027

Trọn gói

60 ngày

Không áp dụng

-

8

Rà phá bom mìn, vật nổ

Rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vị thực hiện dự án

Chỉ định thầu thông thường

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

45 ngày

Quí I/2025

Trọn gói

45 ngày

Không áp dụng

-

9

Thi công xây dựng (bao gồm thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công)

Xây dựng trạm xử lý nước thải với công xuất 600m3/ngày đêm; Xây dựng 02 hố bơm chuyển nước; Xây dựng hoàn chỉnh các tuyến ống thu gom nước thải về trạm xử lý.

Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

105 ngày

Quí III/2025

Đơn giá cố định

540 ngày

Không áp dụng

-

10

Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm tổn thất vật chất trong quá trình thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu rút gọn

-

15 ngày

Quí III/2025

Theo tỷ lệ phần trăm

540 ngày

Không áp dụng

-

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phi Phụng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây